Gestion des ressources

Formation MS Office Project - Gestion des ressources à Genève, Lausanne, Nyon, Gland, Monthey, Fribourg, Bienne, Montreux, Vevey, Neuchâtel, Sion, La Chaux-de-Fonds, Aigle, Sierre, Yverdon, Bulle, Delémont et partout en Suisse Romande et France voisine.

750.-/j

ID : 92

But : Acquérir les techniques professionnelles de gestion des ressources et éviter les pièges, erreurs et incompréhensions courantes avec MS Project (sans utiliser MS Project Server).

Public : Cet atelier s'adresse principalement à des chefs de projets, cadres ou team leaders ayant à gérer des projets de manière détaillée avec les ressources dans MS Project.

Prérequis : Une expérience en gestion de projets et gestion d'équipes est requise pour bien comprendre les concepts abordés pendant la formation.

Objectifs :

- Introduction

- Explication sur les limites de MS Project par rapport à l'EPM Project Server

- Différences entre Project Pro et Standard

- Création d'un Pool de ressources

- Définition des ressources et de leurs propriétés (import via AD si possible)

- Types de ressources (inactives, travail, matérielles, génériques, coût et budgétées travail/budgétées coût)

- Mettre des couleurs dans le tableau des ressources (fond, police)

- Problème du formatage du pool des ressources lors du visionnement depuis un projet de la liste des ressources

- Changer le calendrier visuel du Gantt pour celui d'une ressource

- Rappels sur les Notes et Liens hypertextes

- Gestion du calendrier personnel et du calendrier de base des ressources

- Ajout des champs pertinents de la vue du tableau des ressources

- Trier les ressources par nom et renuméroter l'identifiant des ressources

- Filtrer et grouper les ressources

- Définition de la RBS/OBS/VBS

- Techniques d'affectation des ressources

- Ajout de la colonne Projets dans le tableau des ressources ou les vues Utilisation des ressources, etc.

- Ajouter dans le Gantt une colonne calculée pour la durée cumulée, ou la durée calendaire des tâches

- Différence entre %Travail Achevé, %Physique Achevé et %Complété

- Désactiver l'option du calcul automatique du %Travaillé en fonction du %Achevé

- ...

Méthode pédagogique : Cette formation est idéalement basée sur les fichiers professionnels que les apprenants ont pris avec eux. Sinon des cas pratiques standards seront présentés et étudiés.

Durée suggérée pour la formation en présentiel (jours) : 2

Durée suggérée pour la formation en distanciel (jours) : 2.4

Prix par jour en présentiel : 750 CHF

Prix par jour en distanciel : 360 CHF

Prix par jour en distanciel pour étudiants : nous contacter (uniquement si carte étudiant!)

Prix par jour en distanciel (avec enregistrement) : 3750 CHF

Les prix sont par jour et par participant sans support de cours, sans évaluation, sans certification, sans examen (test), sans salle de formation ni ordinateur (ces derniers sont chacun en option et doivent être demandés en sus dans le formulaire de contact pour l'établissement du devis).

Livre

- Titre : MS Project 2000-2010

- Auteur(s) : Vincent Isoz

- Pages : 710

- ISBN :

Tags : formation ms project, cours ms project, gestion des ressources, project management, suraffectation, timesheet, monitoring, suivi du travail, calendrier, audit des ressources.

Contents